# 研究计划制定

系统化的研究计划制定方法，确保研究项目顺利推进。

## 1. 时间线规划

### 1.1 研究阶段划分

**典型研究周期**（以6个月为例）：

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 交付物 |
|------|------|---------|--------|
| **Phase 1: 准备** | 第1个月 | 文献调研、问题定义 | 文献综述、研究提案 |
| **Phase 2: 探索** | 第2-3个月 | 初步实验、方法验证 | 概念验证、初步结果 |
| **Phase 3: 开发** | 第4-5个月 | 方法优化、全面实验 | 完整实验结果 |
| **Phase 4: 完成** | 第6个月 | 论文撰写、代码整理 | 论文草稿、开源代码 |

### 1.2 时间分配原则

**80/20 原则**：
- 80% 时间用于核心工作（实验、分析、写作）
- 20% 时间用于辅助工作（文献、工具、沟通）

**缓冲时间**：
- 每个阶段预留 20% 缓冲时间
- 应对意外情况和延期

**并行任务**：
- 文献调研贯穿整个过程
- 论文写作可以提前开始（Introduction, Related Work）
- 代码整理与实验同步进行

## 2. 里程碑定义

### 2.1 关键里程碑

**Milestone 1: 研究提案完成**
- 时间：第1个月末
- 标准：
  - 文献综述完成（20-30篇核心论文）
  - 研究问题明确定义
  - 方法路线初步确定
  - 实验计划制定

**Milestone 2: 概念验证**
- 时间：第3个月末
- 标准：
  - 初步实验完成
  - 方法可行性验证
  - 至少一个正面结果
  - 识别主要挑战

**Milestone 3: 完整实验**
- 时间：第5个月末
- 标准：
  - 所有实验完成
  - 结果达到预期
  - 消融实验完成
  - 可视化和分析完成

**Milestone 4: 论文提交**
- 时间：第6个月末
- 标准：
  - 论文草稿完成
  - 代码开源准备
  - 内部审阅通过
  - 准备投稿

### 2.2 检查点设置

**每周检查**：
- 进度回顾
- 问题识别
- 计划调整

**每月评审**：
- 里程碑评估
- 风险评估
- 资源调整

## 3. 风险识别与应对

### 3.1 常见风险

**技术风险**：
- 方法不work
- 实验结果不理想
- 计算资源不足
- 技术难度超预期

**应对策略**：
- 准备备选方案
- 早期概念验证
- 申请额外资源
- 寻求技术支持

**时间风险**：
- 进度延期
- 依赖项延迟
- 意外事件

**应对策略**：
- 预留缓冲时间
- 并行任务
- 优先级管理
- 及时调整计划

**资源风险**：
- GPU 不可用
- 数据集问题
- 人员变动

**应对策略**：
- 多个资源渠道
- 数据集备选
- 知识文档化

### 3.2 风险监控

**红色预警**（立即处理）：
- 核心方法失败
- 关键资源缺失
- 严重进度延期

**黄色预警**（密切关注）：
- 部分实验不理想
- 资源紧张
- 轻微延期

**绿色状态**（正常推进）：
- 按计划进行
- 资源充足
- 结果符合预期

## 4. 资源分配

### 4.1 计算资源

**GPU 分配**：
- 探索阶段：1-2 GPU
- 开发阶段：2-4 GPU
- 完成阶段：4-8 GPU（大规模实验）

**存储分配**：
- 数据集：100-500 GB
- 模型检查点：50-200 GB
- 实验日志：10-50 GB

### 4.2 人力分配

**单人项目**：
- 文献调研：20%
- 实验开发：50%
- 论文写作：20%
- 其他：10%

**团队项目**：
- 研究负责人：规划、指导、写作
- 研究助理：实验、分析、编码
- 合作者：特定模块、审阅

### 4.3 时间分配

**每周时间**（40小时）：
- 核心研究：25-30小时
- 文献阅读：5-8小时
- 会议讨论：3-5小时
- 其他事务：2-5小时

**每日时间**：
- 深度工作：4-6小时（上午）
- 实验监控：2-3小时
- 文献和写作：1-2小时
- 沟通协作：1小时
